\section{Premières étapes d'un projet informatique}

\begin{frame}{\large \insertsection}
  \begin{block}{Analyse du besoin}
    \begin{itemize}
    \item objectif : 
        \begin{itemize}
        \item savoir ce que veut exactement le client
        \item voir si c'est faisable
        \end{itemize}
    \item outils :
        \begin{itemize}
        \item discussion
        \item étude de l'existant
        \item maquette, prototype…
        \end{itemize}
    \end{itemize}
  \end{block} 
\end{frame}



\begin{frame}{\large \insertsection}
  \begin{block}{Spécification}
    \begin{itemize}
    \item définition \textbf{précise} du résultat attendu
    \item "contrat" entre le client et le prestataire (cahier des charges)
    \end{itemize}
  \end{block} 
\end{frame}


\begin{frame}{\large \insertsection}
  \begin{block}{Gestion des risques}
    \begin{itemize}
    \item objectif : prévoir les problèmes possibles et savoir les gérer
    \item identifier les risques :
        \begin{itemize}
        \item type (complexité, incertitude)
        \item domaine (cible, projet)
        \end{itemize}
    \item prévoir les risques :
        \begin{itemize}
        \item impact, probabilité d'apparition
        \item prévention, correction 
        \end{itemize}
    \item suivre les risques : les détecter quand ils se produisent
    \item [$\rightarrow$] choix d'une stratégie de développement :
        \begin{itemize}
        \item unitaire si le projet est simple et certain
        \item itératif si complexe ou incertain
        \end{itemize}
    \end{itemize}
  \end{block} 
\end{frame}

\begin{frame}{\large \insertsection}
  \begin{block}{Planification}
    \begin{itemize}
    \item objectif : prévoir le déroulement, le vérifier, adapter si besoin
    \item organiser le projet : étapes, durées, dépendances, ressources (PERT)
    \item planifier : affectation réelle des dates et ressources (Gantt)
    \item suivre : comparer prévu/réel, détecter les problèmes, actions correctrices
    \end{itemize}
  \end{block} 
\end{frame}


